---
id: SI_009
model: anthropic/claude-haiku-4-5
seeds:
  04_risiko: mulighet
  03_relasjon: makt
  05_handling: vent
  01_perspektiv: juridisk
  02_tidhorisont: kortsiktig
---

# Instans SI_009
**Seeds:** juridisk | kortsiktig | makt | mulighet | vent

---

## Analyse

**Juridisk realitet først:** Din signatur på revisjon D er *ikke* implisitt godkjennelse av brannløsningen — det er koordinering av BIM-modellen. NS 8407 skiller eksplisitt mellom modellansvar og løsningsansvar. Prosjektleders strategi ("ta det opp igjen hvis brannkonsulenten flagger noe senere") er dokumentert utsettelse av kjent risiko. Det er ikke administrativ fleksibilitet — det er potensielt ansvarsflukt.

**Maktforholdet er asymmetrisk, men ikke totalitært:** Ja, du kan byttes ut. Men du kan *ikke* byttes ut med noen som oppfyller NS 8407-plikten din. En annen BIM-koordinator som signerer dette uten forbehold, bryter samme standard. Hvis du dokumenterer dette nå, blir den neste koordinatoren *også* bundet av samme juridiske realitet.

**Kortsiktig versus langsiktig:** Prosjektleder tenker 18 måneder (fremdrift, dagbøter). Du må tenke 5–10 år (garantiansvar, erstatningsgrunn). 800 000 NOK per uke er reell, men *mindre* enn potensielt ansvar ved brannskade.

**Muligheten som ligger i "vent":** Du trenger ikke velge mellom (a) signere eller (b) blokkere. Du kan **betinget signere**: "Revisjon D godkjent for BIM-koordinering. Brannskillløsning i hulrom etasje X–Y er flagget som avventende TEK17-vurdering. Går ikke til produksjon før brannkonsulent har skriftlig frikjent løsningen eller alternativ er implementert."

Dette er ikke obstruksjon — det er **dokumentert profesjonell forbehold**. Det gir entreprenøren mulighet til å planlegge, og det gir brannkonsulenten 6 uker (ikke mai) til vurdering. Risikoen flyttes fra deg til prosjektleder, hvor den hører hjemme.

---

## Konkrete neste steg

1. **I dag:** Skriv e-post til prosjektleder, kopi til byggherre-representant: "BIM revisjon D godkjent betinget. Brannskille-hulrom flagget for TEK17-vurdering før produksjonsfrigjøring. Frist: [14 dager]. Alternativer: [3 konkrete løsninger]."

2. **Morgen:** Ring brannkonsulenten direkte (ikke via prosjektleder). Gi hen 10 minutter. "Jeg trenger skriftlig vurdering av hulrom-løsningen innen 2 uker, eller jeg må flagge som avventende." Dette er ikke eskalering — det er normal arbeidsflyt.

3. **Hvis prosjektleder motsetter seg:** Eskalér til teknisk leder hos totalentreprenør og byggherre samtidig. Ikke som konfl