---
id: SI_006
model: anthropic/claude-sonnet-4.6
seeds:
  04_risiko: mulighet
  03_relasjon: makt
  05_handling: implementer
  01_perspektiv: operasjonell
  02_tidhorisont: langsiktig
---

# Instans SI_006
**Seeds:** operasjonell | langsiktig | makt | mulighet | implementer

## Analysen

Prosjektlederens "vi tar det opp igjen senere" er ikke en operasjonell beslutning — det er en ansvarsfraskrivelse forkledd som pragmatisme. Som BIM-koordinator sitter du i det eneste dokumentasjonspunktet der ansvaret kan spores direkte til deg. Det er ikke et maktproblem — det er faktisk en **maktposisjon**.

**Alternativ (a) er en felle.** Et forbehold i kommentarfeltet gir deg ingen reell beskyttelse. Juridisk vil signatur + kommentar leses som "koordinatoren var kjent med avviket og godkjente fremdrift." E-postsporet du frykter i et brannscenario vil inkludere den signaturen.

**Alternativ (c) er feigt og ineffektivt.** En annen BIM-koordinator signerer neste uke. Problemet forsvinner ikke — du bare fjerner deg selv fra muligheten til å fikse det.

## Riktig vei: (b) kombinert med (d)

**Implementer** dette konkret og umiddelbart:

1. **Send skriftlig varsel i dag** — ikke e-post til prosjektleder alene, men formelt RFI/avviksnotat adressert til **byggherre (pensjonskassen) direkte**, med kopi til prosjektleder og arkitekt. Pensjonskassen har *langsiktig* interesse i et bygg uten brannskillefeil — de eier det i 30+ år. De vet ikke at de nå godkjenner en potensiell TEK17-overtredelse.

2. **Vær konkret i varselet:** "Revisjon D, hulrom i etasje 3 og 4, mangler brannskiller på tvers av brandceller. Mulig brudd på TEK17 §11-4. Ber om skriftlig bekreftelse fra byggherre og brannkonsulent før BIM-koordinator kan signere."

3. **Tilby løsning, ikke bare stopp:** Foreslå at brannkonsulenten gjør en *begrenset* desk-review av akkurat hulrom-løsningen — ikke full revurdering. 2–3 dagers arbeid, ikke til mai. Dette er den **muligheten** som bryter fastlåst situasjon uten å stoppe fremdriften.

## Maktdynamikken

Pensjonskassen vil reagere. De har dagbøter på inngående siden også — mot arkitekt og totalentreprenør. Når byggherre er kopiert, endres maktbalansen. Prosjektleder kan ikke lenger si "vi tar det igjen i mai."

---

## Neste steg
1. **I dag kl. 14:00:** Send formelt avviksnotat til byggherre, CC prosjektleder og arkitekt
2. **I dag kl. 15:00:** Ring brannkonsulenten direkte — spør om begrenset desk-review innen fredag
3. **