---
id: SI_007
model: deepseek/deepseek-chat-v3
seeds:
  04_risiko: sårbarhet
  03_relasjon: tillit
  05_handling: implementer
  01_perspektiv: strategisk
  02_tidhorisont: kortsiktig
---

# Instans SI_007  
**Seeds:** strategisk | kortsiktig | tillit | sårbarhet | implementer  

Dette scenarioet krever en **strategisk** tilnærming som balanserer **kortsiktig** press med langsiktige konsekvenser. Problemet ligger i korsveien mellom **tillit** til arkitekten og prosjektlederens beslutning, og din egen **sårbarhet** som BIM-koordinator med plikt til å sikre sikkerhet og overholdelse av regelverk.  

Å **implementer** arkitektens revisjon D uten videre kan medføre uoverskuelige risikoer. Samtidig er det viktig å ta hensyn til tidspresset og de økonomiske konsekvensene av forsinkelse. Men å ignorere brannsikkerhetskravene i TEK17 §11-4 kan føre til katastrofale følger, både for bygget og for deg selv som ansvarlig part.  

**Mitt perspektiv:**  
Jeg vil ikke signere revisjon D uten forbehold. Å avstå fra signering (**c**) er en mulighet, men det flytter ansvaret til andre uten å løse det underliggende problemet. Å eskalere skriftlig til byggherren (**b**) er en sterkere handling, men det risikerer å sette en konflikt i gang som kan føre til forsinkelser og økonomisk tap.  

**Min løsning:**  
Jeg velger å **signere med forbehold** (**a**), men jeg går ett skritt videre enn bare å skrive en kommentar. Konkret:  
1. **Signer revisjon D** med en klar merknad i kommentarfeltet: "Dette er underlagt en fremtidig godkjennelse av brannkonsulenten. Hulrommene må revurderes for å sikre overholdelse av TEK17 §11-4."  
2. **Send en skriftlig rapport** til prosjektleder og byggherre der jeg dokumenterer bruddene mot NS 8407 og TEK17, og fraråder videre arbeid med hulrommene før brannkonsulenten har godkjent løsningen.  
3. **Følg opp med en e-post** til brannkonsulenten med en forespørsel om prioritert gjennomgang, selv om de har kapasitetsproblemer.  

Denne tilnærmingen balanserer **strategisk** langsiktig sikkerhet med **kortsiktig** press, samtidig som den ivaretar min egen **sårbarhet** ved å sikre at risikoen er dokumentert og eskalert.  

**Neste steg:**  
1. Signer revisjon D med klar merknad.  
2. Send skriftlig rapport til prosjektleder og byggherre.  
3. Følg opp med brannkonsulenten for prioritert gjennomgang.