---
id: SI_009
model: qwen/qwen3.6-plus
seeds:
  04_risiko: sårbarhet
  03_relasjon: konkurranse
  05_handling: vent
  01_perspektiv: juridisk
  02_tidhorisont: kortsiktig
---

# Instans SI_009
**Seeds:** juridisk | kortsiktig | konkurranse | sårbarhet | vent

Å signere revisjon D, selv med et teknisk forbehold, er juridisk selvmord. I CDE-systemer har kommentarfelt ingen kontraktsmessig tyngde under NS 8407. Du påtar deg stilltiende godkjenning, og din profesjonelle sårbarhet blir akutt dersom TEK17 §11-4 brytes og brannspredning påvises. Prosjektleders kortsiktige kalkyle – 800 000 kr/uke mot brannkrav – ignorerer at dagbøter er kvantifiserbare, mens erstatningsansvar og strafferettslig medvirkning er ubegrensede.

I et konkurranseutsatt marked vil ren avvisning (c) bare erstatte deg med en annen BIM-koordinator som sletter varselet. Det fjerner ditt vern. Løsningen er å kombinere (b) med en kontrollert vent: Du aksepterer ikke, du *koordinerer med betinget status*.

Gjør dette:
1. Send formell varselmail til byggherre (pensjonskassen) og prosjektleder, kopi til brannkonsulent. Eksplisitt referer til TEK17 §11-4, NS 8407 §14 (avvik fra forprosjekt), og dokumenter at ventilerte hulrom fungerer som ukontrollert brannspredningskanal.
2. I BIM-modellen setter du elementstatus til «Avventer brannfaglig gjennomgang». Dette holder entreprenøren i gang med klargjøring, uten at du juridisk godkjenner avviket.
3. Krev skriftlig instruks fra byggherre per NS 8407 §15 om videreføring, med tydelig fraskrivelse av ditt ansvar for brannfaglige konsekvenser.

Vent er ikke passivitet; det er juridisk avstand. Kortsiktig fremdrift kollapder under beviskravet i en erstatningssak. Din sårbarhet nøytraliseres når ansvaret flyttes nedover til den som har beslutningsmyndighet. Pensjonskassen vil ikke risikere DSB-tilsyn eller omdømmetap for 300 000 kr i ukentlige besparelser.

**Neste steg:**
- Utsted formelt BIM-avviksnotat (ref. prosjektets BEP) innen 48 timer, med eksakt referanse til TEK17 §11-4 og NS 8407 §14.
- Frys revisjon D i CDE med status «Betinget koordinert – venter brannrapport», aldri «Godkjent».
- Krev skriftlig direktiv fra byggherre om entreprenørens rett til å starte arbeid, og arkiver hele sporet i prosjektets juridiske register.